---
title: "Đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông chưa thể khai thác vào 30/4"
avatar: https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/19/5bfe12f1-2d0b-4a4b-8ce6-5ce00350f7b5.jpg
slug: duong-sat-do-thi-cat-linh-ha-dong-chua-the-khai-thac-vao-30-4-11128
url: https://phapluatplus.baophapluat.vn/duong-sat-do-thi-cat-linh-ha-dong-chua-the-khai-thac-vao-30-4-11128.html
published_at: 08:50 30/04/2019
updated_at: 08:50 30/04/2019
authors: 
source:
  name: Báo Pháp Luật Việt Nam
  domain: baophapluat.vn
  type: press
category: Xe Plus
topics:
  - nhà thầu Trung Quốc
  - bộ trưởng bộ giao thông vận tải
  - Chậm tiến độ
  - Pháp luật plus
  - đường sắt cát linh - hà đông
  - CHƯA THỂ VẬN HÀNH
  - Nguyễn Văn Thể
language: vi
content_type: article
---

# Đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông chưa thể khai thác vào 30/4

## Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông vẫn lỗi hẹn đưa vào khai thác, vận hành vào cuối tháng Tư này như lời chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể.

  

###### [Gần 2.000 tỷ nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM](https://www.phapluatplus.vn/giao-thong-do-thi/gan-2000-ty-nang-cap-tuyen-duong-sat-ha-noi--tp-hcm-d95969.html "Gần 2.000 tỷ nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM")

###### [Đường sắt tốc độ cao gần 60 tỷ USD: ‘Công nghệ’ nào cho nước nghèo](https://www.phapluatplus.vn/thuong-truong/duong-sat-toc-do-cao-gan-60-ty-usd-cong-nghe-nao-cho-nuoc-ngheo-d95768.html "Đường sắt tốc độ cao gần 60 tỷ USD: ‘Công nghệ’ nào cho nước nghèo")

###### [Vì sao đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa thể chở khách](https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/vi-sao-duong-sat-cat-linh--ha-dong-chua-the-cho-khach-d94709.html "Vì sao đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa thể chở khách")

###### [Tưng bừng các hoạt động văn hóa ngày nghỉ lễ](https://www.phapluatplus.vn/van-hoa/tung-bung-cac-hoat-dong-van-hoa-ngay-nghi-le-d96424.html "Tưng bừng các hoạt động văn hóa ngày nghỉ lễ")

  

![Đo&agrave;n t&agrave;u của dự &aacute;n đường sắt đ&ocirc; thị C&aacute;t Linh-H&agrave; Đ&ocirc;ng. (Ảnh: Việt H&ugrave;ng/Vietnam+)](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/03/19/026a5ab4-ecd6-4d40-9085-e346c46eaaaf.jpg)

Đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải), dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông vẫn chưa thể vận hành, khai thác vào cuối tháng Tư này như đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Lý giải về việc chậm trễ này, lãnh đạo Ban quản lý dự án đường sắt cho rằng, dự án vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc nên không đủ điều kiện đưa vào vận hành thương mại từ cuối tháng Tư do chưa được cấp chứng nhận an toàn hệ thống và Hội đồng nghiệm thu Nhà nước nghiệm thu.

Hiện nay, Tổng thầu Trung Quốc vẫn chưa hoàn thiện hạng mục kiến trúc các nhà ga và các đơn thể khu Depot; mái che thang cuốn các nhà ga; đấu nối thoát nước khu gian ga vành đai 3, cảnh quan, cây xanh... trong khu Depot; điện, thẻ vé và hoàn thiện các thủ tục để đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống, nghiệm thu và bàn giao dự án.

“Tổng thầu thiếu kinh nghiệm triển khai dự án, không bố trí nhân lực có trình độ bao quát, cũng như chậm trễ hoàn thành các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, hồ sơ nghiệm thu hoàn thành, hồ sơ hoàn công... Dù Ban quản lý dự án đường sắt đã chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ giải quyết các vướng mắc nhưng Tổng thầu vẫn chậm trê hoàn thiện hồ sơ, ở hầu hét các hạng mục đang tồn tại, cần giải quyết,” lãnh đạo Ban quản lý dự án đường sắt nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, theo quy định, dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông trước khi đưa vào vận hành chính thức phải có đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống, được thực hiện độc lập bởi Liên danh nhà thầu quốc tế Apave-Certifier-Tricc và được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật. Sau đó, dự án còn được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước kiểm tra, đánh giá tổng thể lần cuối.

Đây không phải là lần đầu tiên dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông lỗi hẹn đưa vào khai thác, vận hành. Dự án dự kiến ban đầu đưa vào khai thác năm 2016 nhưng phải điều chỉnh lùi đến hết quý 1/2019 mới khai thác thương mại.

\[Sắp khai thác, đường sắt Cát Linh-Hà Đông vẫn ngổn ngang, xuống cấp?\]

Sau đó, trong đợt kiểm tra giữa tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể chỉ đạo Tổng thầu và các đơn vị liên quan cần nỗ lực để dự án đi vào vận hành thương mại vào cuối tháng Tư.

Đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông có chiều dài tuyến đi trên cao là 13,5km (từ Cát Linh đi Hà Đông), khổ đường 1.435mm và 12 nhà ga trên cao. Đoàn tàu chạy với vận tốc thiết kế tối đa 80km/giờ, vận tốc bình quân khai thác 35km/giờ, khai thác với tần suất vận chuyển khoảng 2 phút/chuyến.

Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 886 triệu USD (khoảng hơn 20.000 tỷ đồng).

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã công bố giá vé tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông thấp nhất là 8.000 đồng/lượt; vé ngày là 30.000 đồng/ngày; vé tháng cho hành khách phổ thông là 200.000 đồng/tháng./.
